---
schema_version: 1
sid: 20260622-180054
started_at: 2026-06-22T18:00:54+09:00
ended_at:
user_request: "남은 W 작업들 우선 전체 구현하려는데 실현가능성 있어?"
mode: feasibility-assessment
---

# Summary

feasibility 질문 — 코드 변경 없음. 남은 W 워크스트림 전체를 한 번에 구현하는 것의 실현가능성 판정.

현 상태 (코드 grounding):
- 구현 완료: **W3-2 댓글/리뷰만** (GameReviewsMapper/GameReviewStatsMapper/GameReviewController 존재)
- 전부 부재: W1(Interceptor 0) · W2-1~W2-6 게임잼(jam 0) · W3-1 태그(tags 0) · W3-3 포스팅(board/posts 0) · W3-4 메인허브 · W3-5 Unity업로드(deferred) · W4 배지(badge 도메인 0)
- 규모감: controller 9 · mapper 9 (소~중형 레거시 Spring Boot+MyBatis+JSP)

판정: **"전체 한 번에"는 비현실적**. 사유 — 설계 미완(W3 윤곽 카탈로그 깊이, 미결질문 미해소 / W1·W2·W4 로드맵 깊이만), QG-1/2/3 미결, W3-5 선행 조사 필요, 외부 fetch SSRF 표면(W3-3). 의존 사슬상 순차 + design-gate 진행이 현실 경로.

# Invocations

[]

# Advisor Invocation Decision Log
# 각 advisor 호출/스킵 판단 즉시 1줄 append

- advisor: requirements-advisor
  decision: skip
  rationale: '로드맵+W3 골자 카탈로그에 분해·의존·미결이 이미 확정 기록됨. feasibility 판정에 재분해 불필요.'
  checked_at: 2026-06-22T18:01:00+09:00
- advisor: research-advisor
  decision: skip
  rationale: 'graphify-lookup 대신 orchestrator 직접 grounding 스캔으로 현 코드 상태(jam/interceptor/tags/board/badge 부재, review 존재) 확인 완료. 외부 자료 불요.'
  checked_at: 2026-06-22T18:01:30+09:00
- advisor: design/implementation/verification
  decision: defer
  rationale: 'feasibility 질문 단계 — 구현 착수 아님. 사용자 scope 결정(plan gate) 후 해당 W 착수 시 호출.'
  checked_at: 2026-06-22T18:02:00+09:00
- advisor: requirements-advisor (W1)
  decision: call
  rationale: '사용자 전략 = W1부터 의존 순차. W1은 로드맵 깊이뿐 — 권한 모델(단일 role→권한부여형 불가)·QG-1·기존 임시 ROLE_ADMIN 흡수 등 결정 미확정. design 진입 전 오픈질문 0 필요.'
  checked_at: 2026-06-23T09:00:00+09:00
  model_choice: { tier: inherit, rationale: 'foundational RBAC 권한 모델 결정은 결과 파급 큼 — parent(opus) 상속 유지' }

- advisor: design-advisor (W1)
  decision: call
  rationale: 'requirements 확정(FR14/NFR9/AC9, 오픈질문 0). 4개 결정 사용자 확정 — 2개 비권장(DB카탈로그·세션캐시무효화)이 설계 난제. DDL/계약/인터셉터/세션무효화 설계 필요.'
  checked_at: 2026-06-23T09:15:00+09:00
  model_choice: { tier: inherit, rationale: 'foundational RBAC 설계 — 세션 무효화·인터셉터 매핑 복잡. parent(opus) 상속' }

# W1 확정 결정 (사용자 2026-06-23)
decisions_W1:
  - 결정1 권한모델: role(ADMIN/SUBADMIN/USER) + user_permissions join [권장 채택]
  - 결정2 카탈로그: DB permissions 테이블 [비권장 선택 — 코드↔DB 키 동기화 계약 필요]
  - 결정4 ADMIN흡수: 권한 게이트 통일(ADMIN 암묵전권 OR SUBADMIN+CONTENT_MODERATE) [권장 채택 — W3-2 회귀검증]
  - 결정7 세션전파: 세션 캐시 + 변경 시 무효화 [비권장 선택 — 타 사용자 세션 무효화 메커니즘이 보안 난제]
  - 결정3 부트스트랩: DB seed/수동 승격 [requirements 권장 — 미질문, 안전기본]
  - 결정5 인터셉터: W1 포함, 보호범위 콘솔(ADMIN)/잼관리/포스팅 [QG-1 확정]

# user_signals
positive:
  - "'W1부터 의존 순차'(Recommended) 1회 만에 수락 — 권장안 정합"
  - "W1 4개 결정 1배치로 확정 — 2개는 비권장이지만 명확한 의지(유연성·성능 우선)"
negative: []

# Decisions

- 이번 턴은 코드 변경 0 — feasibility 판정 + 현실 경로 제시 + 사용자 scope 결정 요청(plan gate).

# verified_by_me

- (코드 변경 없음 — L1/L2 해당 없음)
- grounding: rg 스캔으로 jam/interceptor/tags/board/badge 도메인 부재, review 도메인 존재 확인

# needs_user_verification

- scope 결정: 전체 일괄 vs 의존 사슬 순차(권장)

# open_items

- (없음 — git clean 유지)

# graph_refresh

- (코드 변경 없음 — 세션 종료 시 판정)
