# Work Log — 세션 간 handoff, 시점성 작업 메모

이 카테고리에 문서를 추가할 때는 `../development/document-category-classification.md` 의 분류 기준을 따른다.

## 목록

- [2026-06-17-jam-platform-roadmap.md](./2026-06-17-jam-platform-roadmap.md) — bibimbap 플랫폼 고도화 목적별 워크스트림 로드맵. 4개 W(W1 거버넌스/RBAC · W2 게임잼 · W3 사이트플랫폼 · W4 유저배지)+운영으로 재구조. 게임잼은 W2 하나. 의존성(빌드순서) 유지 + 잼일정 분리가능 여부 명시. S→W 매핑 + 150635 대비 교정 5건 포함. `status: active`, source_session: 20260617-150635, restructured_by: 20260617-162536.
- [2026-06-17-w3-feature-skeletons.md](./2026-06-17-w3-feature-skeletons.md) — W3(사이트 플랫폼) 5개 서브기능 골자 카탈로그. 기능당 목적·핵심동작·결합/의존·미결질문·후속진입점(윤곽 깊이, 미결 해소 안 함). 코드 현황 대조(tag/review 테이블 신규·Interceptor 미구현·`/game/**` 핸들러 미등록). 결합표 + 착수순서 제언(W3-2 1순위) + QG-1~3. 당장 구현 아님. `status: confirmed`(20260617-174635 세션서 5기능+착수순서 항목별 합의), source_session: 20260617-172407. ⚠️ **코드 현황 #2·#3 stale (2026-06-23 정정)** — w2-w4-skeletons 참조.
- [2026-06-23-w2-w4-full-design-summary.md](./2026-06-23-w2-w4-full-design-summary.md) — **W2+W3(잔여)+W4 풀설계 통합 요약/설계 인덱스**. 11기능(W2-1~6·W3-1/3-3/3-4/3-5·W4) 풀설계(W1-design 깊이, 오픈질문 0) 진입 인덱스 + 크로스-W 결정 매트릭스(정석 확정) + 교차정합 감사 verdict(HIGH 1 해소·동결 단일권위 유지) + 골자 stale 정정 3건 + 착수순서. 설계 본문은 `.atp/work-session/20260623-104307/implementation/`. 설계 전용(코드 0줄). `status: active`, source_session: 20260623-104307, resumed_from: 20260622-180054.
- [2026-06-23-w2-w4-feature-skeletons.md](./2026-06-23-w2-w4-feature-skeletons.md) — W2(게임잼 6서브: 잼엔티티/심사위원역할/평가동결/심사평가/인기투표/시상집계) + W4(유저 배지/평판) 골자 카탈로그. W3 skeletons 포맷(목적·핵심동작·결합/의존[code-fact vs 해석 태깅]·미결질문[비해소]·후속진입점) + 결합표 + 착수순서 + QG-W2-A~D·W4-A. **W3 skeletons "코드 현황" stale 2건 정정**(RBAC 게이트·리뷰 인프라 실재 — 단 POST_WRITE/GAME_JAM_MANAGE enforcement 미연결, 리뷰는 하이브리드 6축+VIEW). code grounding: `.atp/work-session/20260623-104307/research/W2-W4-grounding.md`. `status: draft`(합의 전), source_session: 20260623-104307.
